<p><span style="font-size:16px;">申請太陽能屋頂的過程相當繁瑣，若沒有委託廠商經手，需要自己辦理文件，與台電、能源局、地方政府進行長達一年的溝通，讓很多人都感到困擾。</span></p>

<p><span style="font-size:16px;">本文將詳細解說太陽能屋頂申請的七大步驟，全面了解申請流程、準備文件、以及注意事項！</span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><span style="font-family: 微軟正黑體, &quot;Microsoft JhengHei&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif;">在這篇文章中我們將會介紹：</span></span></p>

<div>
<p><span style="font-size:16px;"><a href="#步驟一：評估周邊環境是否符合法規"><span style="color: rgb(255, 140, 0);">步驟一：評估周邊環境是否符合法規</span></a></span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><a href="#步驟二：向台電申請併聯審查"><span style="color: rgb(255, 140, 0);">步驟二：向台電申請併聯審查</span></a></span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><a href="#步驟三：向能源局申請同意備案"><span style="color: rgb(255, 140, 0);">步驟三：向能源局申請同意備案</span></a></span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><a href="#步驟四：取得台電審迄圖並向台電簽訂躉購合約"><span style="color: rgb(255, 140, 0);">步驟四：取得台電審迄圖並向台電簽訂躉購合約</span></a></span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><a href="#步驟五：申請免請領雜項執照函"><span style="color: rgb(255, 140, 0);">步驟五：申請免請領雜項執照函</span></a></span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><a href="#步驟六：太陽能硬體、軟體施工&amp;併網"><span style="color: rgb(255, 140, 0);">步驟六：太陽能硬體、軟體施工&amp;併網</span></a></span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><a href="#步驟七：申請竣工備查及設備登記"><span style="color: rgb(255, 140, 0);">步驟七：申請竣工備查及設備登記</span></a></span></p>
</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>&nbsp;</div>

<div><img alt="太陽能屋頂申請步驟一：評估周邊環境是否符合法規" src="/upload/images/%E5%A4%AA%E9%99%BD%E8%83%BD%E5%B1%8B%E9%A0%82%E7%94%B3%E8%AB%8B%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%AD%A5%EF%BC%9A%E8%A9%95%E4%BC%B0%E5%91%A8%E9%82%8A%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%98%AF%E5%90%A6%E7%AC%A6%E5%90%88%E6%B3%95%E8%A6%8F(1).jpg" /></div>

<div>&nbsp;</div>

<h2><a id="步驟一：評估周邊環境是否符合法規" name="步驟一：評估周邊環境是否符合法規"></a></h2>

<h2><span style="color:#FF8C00;"><span style="font-size:20px;">太陽能屋頂申請步驟一：評估周邊環境是否符合法規</span></span></h2>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:16px;">太陽能屋頂申請的第一步是尋找專業的建置廠商，評估建築本身是否合法。</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:16px;">案場評估牽涉到發電量、設計走線、與建築工法等專業判斷，千萬不能馬虎！</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:16px;">在尋找合作廠商前，民眾可以從以下三點檢視自家屋頂狀況：</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:16px;">1.<span style="white-space:pre"> </span>建築合法性：太陽能系統需建置在合法建築上，不能有違建或增建設施，如：增建突出陽臺、鐵皮加蓋等。</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:16px;">2.<span style="white-space:pre"> </span>結構穩固：檢視建築物外觀是否有異常傾斜現象、屋頂表面水泥是否有裂縫，或混凝土大面積剝落、鋼筋外露等問題。</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:16px;">3.<span style="white-space:pre"> </span>無漏水狀況：細看屋頂是否有滲水的痕跡，常見的漏水位置有水塔下方，屋頂的水箱，排水孔，女兒牆、園藝造景，魚池等。</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:16px;">太陽能屋頂評估推薦晁宇太陽能，給您最貼心的服務！由專業人員免費評估案場，依照您的需求規劃出效率最佳的太陽能系統。</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><img alt="太陽能屋頂申請步驟二：向台電申請併聯審查" src="/upload/images/%E4%BA%8C%E3%80%81%E5%A4%AA%E9%99%BD%E8%83%BD%E5%B1%8B%E9%A0%82%E7%94%B3%E8%AB%8B%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%AD%A5%EF%BC%9A%E5%A4%AA%E9%99%BD%E8%83%BD%E6%96%87%E4%BB%B6%E7%94%B3%E8%AB%8B(1).jpg" /></div>

<h2><a id="步驟二：向台電申請併聯審查" name="步驟二：向台電申請併聯審查"></a></h2>

<div>&nbsp;</div>

<h2><span style="font-size:20px;"><span style="color:#FF8C00;">太陽能屋頂申請步驟二：向台電申請併聯審查</span></span></h2>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:16px;">確定合作廠商後，接下來會備齊文件向各政府單位申請太陽能建置。併聯審查是申請太陽能系統連接到電網的重要程序，確保太陽能系統能安全且順利的連接到全民電網。</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:16px;">此階段需要向台灣電力公司（台電）提交<u><a href="https://www.taipower.com.tw/upload/4419/2021033017181685309.pdf"><span style="color:#0000FF;">併聯審查申請表</span></a></u>，並提供所需的文件和資料，例如：系統配置圖、土地謄本、建物使用同意書等。一旦審查完成，台電會核發併聯審查意見書給民眾。</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><a id="步驟三：向能源局申請同意備案" name="步驟三：向能源局申請同意備案"></a></div>

<h2><span style="font-size:20px;"><span style="color:#FF8C00;">太陽能屋頂申請步驟三：向能源局申請同意備案</span></span></h2>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:16px;">取得台電之併聯審查意見書後，一年內需向能源局申請同意備案，此階段是將您的太陽能系統資訊向<u><a href="https://www.moeaboe.gov.tw/ECW/populace/Law/Content.aspx?menu_id=1096"><span style="color:#0000FF;">能源局</span></a></u>登記的過程。您需要提交相關文件，例如：併聯審查意見書、配置詳細規格、設置位置和容量等資訊。</span></div>

<p><span style="font-size:16px;">能源局會計算廠商規劃的發電設備是否符合規範，一旦許可便會核發同意備案文件。</span></p>

<div>&nbsp;</div>

<div><a id="步驟四：取得台電審迄圖並向台電簽訂躉購合約" name="步驟四：取得台電審迄圖並向台電簽訂躉購合約"></a></div>

<h2><span style="font-size:20px;"><span style="color:#FF8C00;">太陽能屋頂申請步驟四：取得台電審迄圖並向台電簽訂躉購合約</span></span></h2>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:16px;">取得能源局核發之同意備案後，緊接著需取得台電審查完之「審迄圖」，若您打算將<strong>太陽能發電售電給台電</strong>，請特別注意要在取得同意備案函文後，「二個月內」與台電辦理躉購簽約，若未在兩個月內與台電簽約，同意備案函文將會失去效力。</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:16px;">但如果是計劃將<strong>太陽能發電用於自家使用</strong>，而非售電，則「不需與台電簽訂躉購合約」，可以直接進入下一階段，申請太陽能施工所需的免請領雜項執照函。</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div>&nbsp;</div>

<h2><a id="步驟五：申請免請領雜項執照函" name="步驟五：申請免請領雜項執照函"></a></h2>

<h2><span style="color:#FF8C00;"><span style="font-size:20px;">太陽能屋頂申請步驟五：申請免請領雜項執照函</span></span></h2>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:16px;">此階段為太陽光電系統依「<u><a href="https://www.moeaboe.gov.tw/ECW/populace/Law/Content.aspx?menu_id=1091"><span style="color:#0000FF;">設置再生能源設施免請領雜項執照標準</span></a></u>」第五條第一項規定，設置太陽光電發電設備，符合下列條件之一者，得免依建築法規定申請雜項執照：</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:16px;">一、設置於建築物屋頂或露臺，包含支撐架並得結合新設頂蓋，其高度自屋頂面或露臺面起算四點五公尺以下。</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:16px;">二、設置於屋頂突出物，包含支撐架並得結合新設頂蓋，其高度自屋頂突出物面起算一點五公尺以下。</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:16px;">三、設置於地面，其高度自地面起算四點五公尺以下。但經目的事業主管機關核准者，包含支撐架並得結合新設頂蓋，其高度自地面起算九公尺以下。</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:16px;">在取得同意備案後，將提供設備結構相關資料給結構技師進行簽證，符合以上條件之一者，應於設置前檢附所需之證明文件送所在地主管建築機關備查。</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><img alt="太陽能屋頂申請步驟六：太陽能硬體、軟體施工&amp;併網" src="/upload/images/%E4%B8%89%E3%80%81%E5%A4%AA%E9%99%BD%E8%83%BD%E5%B1%8B%E9%A0%82%E7%94%B3%E8%AB%8B%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%AD%A5%EF%BC%9A%E5%A4%AA%E9%99%BD%E8%83%BD%E7%A1%AC%E9%AB%94%E6%96%BD%E5%B7%A5%26%E4%BD%B5%E7%B6%B2(1).jpg" /></div>

<h2>&nbsp;</h2>

<h2><a id="步驟六：太陽能硬體、軟體施工&amp;併網" name="步驟六：太陽能硬體、軟體施工&amp;併網"></a></h2>

<h2><span style="color:#FF8C00;"><span style="font-size:20px;">太陽能屋頂申請步驟六：太陽能硬體、軟體施工&amp;併網</span></span></h2>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:16px;">併網指的是將您的太陽能系統連接到台電電網的過程，在完成上述2～5項流程後，廠商即可以進行併網作業，安裝必要的電流感測器、逆變器、太陽能模組和其他相關設備，待現場設備皆已施工完成後，即可準備文件向台電報竣、安排掛表，將太陽能系統連接到當地的電網。</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><img alt="太陽能屋頂申請步驟七：申請竣工備查及設備登記" src="/upload/images/%E5%9B%9B%E3%80%81%E5%A4%AA%E9%99%BD%E8%83%BD%E5%B1%8B%E9%A0%82%E7%94%B3%E8%AB%8B%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E6%AD%A5%EF%BC%9A%E8%A8%AD%E5%82%99%E7%99%BB%E8%A8%98(1).jpg" /></div>

<h2><a id="步驟七：申請竣工備查及設備登記" name="步驟七：申請竣工備查及設備登記"></a></h2>

<h2><span style="color:#FF8C00;"><span style="font-size:20px;">太陽能屋頂申請步驟七：申請竣工備查及設備登記</span></span></h2>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:16px;">依照台電審查之審迄圖完成太陽能系統安裝後，需再次向所在地主管建築機關申請太陽能系統的<u><a href="http://竣工查驗"><span style="color:#0000FF;">竣工查驗</span></a></u>。</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:16px;">掛表完取得完成併聯文後，需向能源局申請設備登記，能源局將派遣專員進行現場查驗，並核發設備登記文件。</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:16px;">注意：若是畜牧設施、農業設施、菇類栽培場&hellip;等，需額外向當地農業處申請屋頂附屬設置「綠能設施」，取得附屬綠能同意函文後，才能往下個階段申請設備登記。</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:16px;">完成以上七個步驟後，太陽能設備就能合法運轉，開始享受太陽能發電帶來的好處啦！</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:16px;">由於太陽能屋頂申請流程繁瑣，需要耗費大約 10 個月的時間，許多有意安裝太陽能板的民眾，都會尋求專業廠商協助文件申請。</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:16px;">晁宇太陽能擁有多年的文件送審與太陽能建置經驗，幫您把關每個的申請流程細節，降低申請過期跟漏缺文件的風險！</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:16px;">您有閒置的屋頂空間嗎？晁宇科技邀請您～一起種綠電，領回饋</span></div>

<div><span style="font-size:16px;">為閒置做點建置，產生的綠電能源也能為地球盡一份心力！</span></div>

<p><span style="font-size:16px;">-----------------------</span></p>

<p><br />
<span style="font-size:16px;">晁宇科技｜您的綠色收益專家<br />
➭ 評估專線：05-6326696</span></p>

<p><span style="font-size:16px;">➭ 客服信箱：chaoyux520@gmail.com</span></p>

<p><span style="font-size:16px;">➭ 專員連繫：<a href="http://line.me/R/ti/p/@877ohibh">官方LINE</a></span></p>

<p><br />
<span style="font-size:16px;">-----------------------</span></p>

<p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-size:16px;"><strong><span style="color: rgb(255, 140, 0);">查看更多文章：</span></strong></span></p>

<p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;">&nbsp;</p>

<p style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-size:16px;"><a href="https://chaoyu.wagikgdemo.com.tw/index.php?action=knowledge_detail&amp;id=9">太陽能屋頂出租指南：新戶必知的出租條件、收入、發電量！</a></span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><a href="https://chaoyu.wagikgdemo.com.tw/index.php?action=knowledge_detail&amp;id=10">屋頂裝太陽能板好嗎？聽說有害？分析太陽能優缺點與常見QA</a></span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><a href="https://chaoyu.wagikgdemo.com.tw/index.php?action=knowledge_detail&amp;id=15">太陽能租金收入如何計算？2大公式計算發電量、回饋金收益！</a></span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><a href="https://chaoyu.wagikgdemo.com.tw/index.php?action=knowledge_detail&amp;id=17">​太陽能類型有哪些？三分鐘了解屋頂型、地面型建置優缺點！</a></span></p>
